---
title: Burndown Charts and Burnup Charts
localeTitle: Графики Burndown и графики Burnup
---
## Графики Burndown и графики Burnup

Схемы Burndown и выгорания используются для измерения прогресса проекта - обычно это спринт развития под методологией Agile. Обе диаграммы визуально представляют собой работу против времени.

Схемы Burndown показывают, сколько осталось работы по сравнению с оставшимся временем. Ось Y представляет собой работу, которую нужно выполнить, как правило, относящуюся к временной оценке, назначенной каждой задаче, например, точкам истории, а ось X представляет собой оставшееся время. Используются две линии; первая - «Идеальная работа, оставшаяся линия» - представляет собой идеальное сжигание, где каждый день выполняется объем работы, пропорциональный общему количеству времени, что приводит к прямой линии. Вторая «Фактическая оставшаяся работа» используется для определения фактического прогресса, так как taks переходит через развитие до состояния. Ниже приведен пример диаграммы выгорания.

![alt text](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Burn_down_chart.png "Источник изображения: Википедия")

Многие команды Scrum используют графики выгорания, чтобы увидеть, как они работают во время спринта. Наличие четкого и устойчивого выгорания может быть индикатором того, что истории малы и управляемы. Если в середине спринта команда замечает, что «Фактическая оставшаяся работа» находится над «Идеальной рабочей оставшейся линией», они могут вносить коррективы в сферу охвата: истории могут быть выведены из спринта или объем сюжетов может быть меньше. Глядя на выгорание во время ретроспективы в конце спринта, можно вызвать некоторые интересные дискуссии и привести к улучшению процесса.

Схемы Burnout очень похожи, но они показывают завершенную работу по сравнению с общей суммой работы и оставшегося времени. Используются три линии: идеальная линия, завершенная рабочая линия и общая рабочая линия. На этой диаграмме общая рабочая линия должна быть несколько устойчивой в верхней части диаграммы и является хорошим представлением изменения области. Завершенная рабочая линия должна неуклонно продвигаться к общей рабочей линии в течение времени в проекте - ее идеальная траектория показана идеальной линией. Пример показан ниже.

![alt text](https://media.licdn.com/mpr/mpr/shrinknp_800_800/AAEAAQAAAAAAAAljAAAAJGQ1ZDI2NzRkLWExYTQtNGI2OS1hZmZjLTM1NGMzYTk1NTEyNg.png "Источник изображения: Ala'a Elbeheri, LinkedIn")

#### Дополнительная информация:

[Сжигание Чарты - Википедия](https://en.wikipedia.org/wiki/Burn_down_chart) [Сгореть против сжигания диаграммы - LinkedIn](https://www.linkedin.com/pulse/burn-up-vs-down-chart-alaa-el-beheri-cisa-rmp-pmp-bcp-itil/)